# Administrar Tarefa do Projeto

{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Industrial - PPCP Padrão\
Grupo: Projetos de Manufatura

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é cadastrar uma tarefa para o projeto, seja um EAP de execução ou projeção.

### Campos

***

*Campos assinalados com* <mark style="color:red;">**|**</mark> *são de preenchimento obrigatório.*

#### Projeto<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do projeto de manufatura para vincular na tarefa.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os projetos de manufatura cadastrados no programa [Administrar Projeto de Manufatura (CCPJMC020)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/administrar-projeto-de-manufatura) para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Após selecionar o código do projeto de manufatura, ao acionar o botão "Consultar" (F7) disponível ao lado da descrição será apresentado o programa [Visualizar Projeto de Manufatura (CCPJMC020B)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/visualizar-projeto-de-manufatura) para visualizar detalhadamente os dados gerais e anexos do projeto selecionado.
{% endhint %}

#### Tipo de EAP<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar o tipo de EAP para o cadastro da tarefa. As opções são:\
\
**Execução**\
**Projeção**

#### Status da Tarefa<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar o status da tarefa para exibição no grid da tela. As opções são:\
\
**Todos**\
**Abertas**\
**Liberadas**\
**Planejadas**

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Quando selecionado um status específico o sistema irá filtrar as tarefas que contêm o determinado status.
{% endhint %}

### Colunas do Grid

***

#### Editar

Ao clicar no link "Editar" será apresentado o programa [Cadastro de Tarefa do Projeto (CCPJMC040A)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/cadastro-de-tarefa-do-projeto) para alteração dos dados cadastrados.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Para ter o acesso ao link "Editar" é necessário que seja validada a autorização da seguinte forma:\
\- o usuário deverá estar cadastrado como "GP" para o projeto informado. Caso não esteja, deverá retornar mensagem de erro: "Somente GP do projeto possui autorização para modificar a tarefa!"
{% endhint %}

#### Ações

Ao clicar no link "Ações" será apresentada tela com as opções:\
**Visualizar**: apresenta o programa [Visualizar Tarefa do Projeto (CCPJMC040B)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/visualizar-tarefa-do-projeto) para exibição dos dados da tarefa selecionada no grid do programa [Administrar Tarefa do Projeto (CCPJMC040)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/administrar-tarefa-do-projeto).\
**Excluir**: permite remover a tarefa do projeto selecionada no grid.\
**Subtarefa**: apresenta o programa [Cadastro de Tarefa do Projeto (CCPJMC040A)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/cadastro-de-tarefa-do-projeto) para alteração dos dados cadastrados na tarefa selecionada no grid do programa [Administrar Tarefa do Projeto (CCPJMC040)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/administrar-tarefa-do-projeto).\
**Liberar**: confirmar os dados para liberação da tarefa.\
**Estornar**: confirmar os dados para estornar a tarefa liberada.\
**Cancelar**: confirmar os dados para o cancelamento da tarefa.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Para ter acesso as opções é necessário que sejam efetuadas validações conforme segue.\
\
**Opção: Excluir**\
Validar autorização:\
\- o usuário deverá estar cadastrado como "GP" para o projeto informado. Caso não esteja, deverá retornar mensagem de erro: "Somente GP do projeto possui autorização para excluir tarefa!"\
Validar tarefa:\
\- a tarefa selecionada no grid, deve possuir o status **ABER** (Aberto). Caso não possuir, retornar mensagem de erro. "Uma vez liberada, não é permitido excluir a tarefa!"\
\
**Opção: Subtarefa**\
Validar autorização:\
\- o usuário deverá estar cadastrado como "GP" para o projeto informado. Caso não esteja, deverá retornar mensagem de erro: "Somente GP do projeto possui autorização para cadastrar tarefa!"\
Validar tarefa:\
\- a tarefa selecionada no grid, não pode ser uma tarefa "executável".\
Após realizar as validações, deve apresentar o programa [Cadastro de Tarefa do Projeto (CCPJMC040A)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/cadastro-de-tarefa-do-projeto), para criação de uma tarefa no nível da EAP selecionada no grid "**mais um**". Ou seja, se a tarefa selecionada no grid tiver o nível de EAP **igual a um**, a tarefa criada deverá ser com o nível **igual a dois**.\
Nível dois de EAP = 1.1 / 2.5 / 3.2 / 4.3 / .... e etc.\
Nível três de EAP = 1.2.1 / 2.3.4 / 3.4.5 / 4.6.1 / ... e etc.\
\
**Opção: Liberar**\
Validar autorização:\
\- o usuário deverá estar cadastrado como "GP" para o projeto informado. Caso não esteja, deverá retornar mensagem de erro: "Somente GP do projeto possui autorização para modificar a tarefa!"\
Executa a liberação individual da tarefa. Não será permitido liberar uma tarefa caso o projeto não esteja liberado.\
\
**Opção: Estornar**\
Validar autorização:\
\- o usuário deverá estar cadastrado como "GP" para o projeto informado. Caso não esteja, deverá retornar mensagem de erro: "Somente GP do projeto possui autorização para modificar a tarefa!"\
Executa o "estorno da liberação" individual da tarefa. Não é permitido executar o estorno de uma tarefa "aberta / cancelada / encerrada".\
\
**Opção: Cancelar**\
Validar autorização:\
\- o usuário deverá estar cadastrado como "GP" para o projeto informado. Caso não esteja, deverá retornar mensagem de erro: "Somente GP do projeto possui autorização para modificar a tarefa!"\
Executa o "cancelamento" individual da tarefa. Não será permitido executar o cancelamento de uma tarefa "aberta / encerrada".
{% endhint %}

#### Código

Exibe o código sequencial da tarefa do projeto por tipo de EAP.

#### Tarefa

Exibe o código do projeto de manufatura.

#### Título

Exibe a descrição da tarefa da estrutura do projeto.

#### EAP

Exibe a posição da tarefa na [EAP](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/eap).

{% hint style="success" %} <mark style="color:green;">**Exemplo**</mark>

Similar a um sumário: 1.1 / 1.1.1 / 1.2 / 1.2.1 / 1.3 / 1.4 / 1.4.1 / 1.4.2.
{% endhint %}

#### Sequência Ordenação

Exibe o código da sequência de ordenação da tarefa na EAP do projeto.

#### Nível EAP

Exibe o nível [EAP](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/eap) da tarefa.

#### Status da Tarefa

Exibem os status que a tarefa possui.

#### Data/Hora Início

Exibem a data e a hora de início planejados para a tarefa.

#### Data/Hora Fim

Exibem a data e a hora final planejados para a tarefa.

#### Duração Planejada

Exibe, em "horas centesimal", a duração total planejada para a tarefa.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Esta coluna será atualizada quando for executado o botão "Calcular Cronograma" no programa [Administrar Estrutura do Projeto (CCPJMC030)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/administrar-estrutura-do-projeto).
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

**Fórmula da Duração** = Data/Hora Fim **menos** Data/Hora Início
{% endhint %}

#### Duração Atual

Exibe, em "horas centesimal", a duração atual da tarefa.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Esta coluna será atualizada quando for executado o botão "Calcular Cronograma" no programa [Administrar Estrutura do Projeto (CCPJMC030)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/administrar-estrutura-do-projeto).
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

**Fórmula da Duração Atual** = Data/Hora Atual (Hoje) **menos** Data/Hora Início
{% endhint %}

#### Duração Restante

Exibe, em "horas centesimal", a duração restante para o fim da tarefa.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Esta coluna será atualizada quando for executado o botão "Calcular Cronograma" no programa [Administrar Estrutura do Projeto (CCPJMC030)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/administrar-estrutura-do-projeto).
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

**Fórmula da Duração Restante** = Data/Hora Fim **menos** Data/Hora Atual (hoje)
{% endhint %}

#### Percentual Realizado

Exibe o percentual realizado com relação a duração da tarefa.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Esta coluna será atualizada quando for executado o botão "Calcular Cronograma" no programa [Administrar Estrutura do Projeto (CCPJMC030)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/administrar-estrutura-do-projeto).
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

**Fórmula do Percentual Realizado** = Duração Atual **dividido** Duração Planejada **vezes** 100 (cem)\
(arredondar, sem casas decimais)
{% endhint %}

#### Trabalho Planejado

Exibe, em "horas centesimal", a quantidade de horas planejada para execução da tarefa.

#### Trabalho Atual

Exibe, em "horas centesimal", a soma da quantidade de horas trabalhadas apontadas na tarefa.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Esta coluna será atualizada quando for executado o botão "Calcular Cronograma" no programa [Administrar Estrutura do Projeto (CCPJMC030)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/administrar-estrutura-do-projeto).
{% endhint %}

#### Trabalho Restante

Exibe, em "horas centesimal", a quantidade de trabalho restante para o fim da tarefa.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Esta coluna será atualizada quando for executado o botão "Calcular Cronograma" no programa [Administrar Estrutura do Projeto (CCPJMC030)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/administrar-estrutura-do-projeto).
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

**Fórmula do Trabalho Restante** = Trabalho Planejado **menos** Trabalho Atual
{% endhint %}

#### Trabalho Excedente

Exibe, em "horas centesimal", a soma da quantidade de horas trabalhadas "excedentes" apontada na tarefa.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Esta coluna será atualizada quando for executado o botão "Calcular Cronograma" no programa [Administrar Estrutura do Projeto (CCPJMC030)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/administrar-estrutura-do-projeto).
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Horas Excedente é a quantidade de horas apontadas na tarefa que excede a quantidade de horas planejada inicialmente para aquela tarefa.
{% endhint %}

#### Percentual Trabalho

Exibe o percentual de trabalho completo para a tarefa de acordo com o esforço planejado.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Esta coluna será atualizada quando for executado o botão "Calcular Cronograma" no programa [Administrar Estrutura do Projeto (CCPJMC030)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/administrar-estrutura-do-projeto).
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

**Fórmula do Trabalho Completo** = Trabalho Atual **dividido** Trabalho Planejado **vezes** 100 (cem)\
(arredondar, sem casas decimais)
{% endhint %}

#### Tarefa Executável

Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se a tarefa é executável ou apenas agrupadora.

#### Tipo Tarefa

Exibe o tipo da tarefa cadastrada. As opções podem ser:\
**Planejamento**: determina que a tarefa é agrupadora.\
**Produzir**: tem como objetivo gerar a OF.\
**Comprar**: tem como objetivo efetuar o pedido de compra.\
**Serviço**: tem como objetivo gerar a OS.\
**Técnica**: tem como objetivo informar os itens e a quantidade para comprar ou produzir.\
**Administrativa**: determina que não possui entregável, apenas apontamento de horas.

#### Possui Produto

Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se a tarefa possui produtos ligados a tarefa.

{% hint style="success" %} <mark style="color:green;">**Exemplo**</mark>

Tarefa para o pedido de compra ou geração da OF.
{% endhint %}

#### Tarefa Externa

Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se a tarefa possui execução externa. Esta informação serve para o controle do projeto.

#### Tarefa Crítica

Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se a tarefa é crítica. Esta informação serve para o controle do projeto.

#### Tipo Restrição

Exibe a descrição do tipo de restrição da tarefa. As opções podem ser:\
**O mais breve possível**\
**O mais tarde possível**\
**Deve iniciar em**\
**Deve terminar em**\
**Não iniciar antes de**\
**Não iniciar depois de**\
**Não terminar antes de**\
**Não terminar depois de**

#### Data da Restrição

Exibem a data e a hora para a restrição da tarefa.

#### Gerar OS Apontar

Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se a tarefa deverá gerar a ordem de serviço para o apontamento das horas trabalhadas.\\

#### Tipo OS Apontar

Exibe o código informado do tipo de manutenção para a geração da ordem de serviço.

#### Centro Custo OS

Exibe o centro de custo informado para gerar a ordem de serviço de apontamento.

#### OS Apontar

Exibe o código da ordem de serviço gerada pelo sistema para apontamento de horas da tarefa.

#### Valor Projetado

Exibe o valor projetado da tarefa de execução, quando no campo "Tipo de EAP" estiver selecionada a opção "Projeção".

### Botões

***

#### Novo

Apresenta o programa [Cadastro de Tarefa do Projeto (CCPJMC040A)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/cadastro-de-tarefa-do-projeto) para cadastrar a tarefa no projeto sendo um EAP de Execução ou Projeção.\\

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este botão será habilitado caso:\
\- o usuário deverá estar cadastrado como "GP" para o projeto informado. Caso não esteja, deverá retornar mensagem de erro: "Somente GP do projeto possui autorização para cadastrar tarefa!"\
Caso tenha autorização, deve apresentar o programa [Cadastro de Tarefa do Projeto (CCPJMC040A)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/cadastro-de-tarefa-do-projeto), para criação de um tarefa no nível da EAP **igual a um**. Ou seja, irá criar apenas as tarefa com o EAP = 1 / 2 / 3 / 4 / .... e etc.
{% endhint %}

***

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

<p align="center">Esse conteúdo foi útil?</p>

<p align="center"><a href="https://movidesk.consistem.com.br/form/10395/" class="button primary" data-icon="thumbs-up">Sim</a> <a href="https://movidesk.consistem.com.br/form/10395/" class="button primary" data-icon="thumbs-down">Não</a></p>
