# Consulta Geral de Tarefas

{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Industrial - PPCP Padrão\
Grupo: Projetos de Manufatura

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é consultar as tarefas de projetos de manufatura cadastrados no programa [Cadastro de Projeto de Manufatura (CCPJMC020A)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/cadastro-de-projeto-de-manufatura) para diversas situações.

### Campos

***

*Campos assinalados com* <mark style="color:red;">**|**</mark> *são de preenchimento obrigatório.*

####

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Os campos descritos abaixo deverão ser validados juntos:\
\- Pedido Compra\
\- Ordem de Fabricação\
\- Ordem de Serviço
{% endhint %}

#### Projeto

Informar um mais códigos de projetos para consulta, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os projetos de manufatura cadastrados no programa [Cadastro de Projeto de Manufatura (CCPJMC020A)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/cadastro-de-projeto-de-manufatura) para seleção.
{% endhint %}

#### Tipo de EAP<mark style="color:red;">**|**</mark>

Determinar o tipo de EAP para consulta das tarefas. As opções são:\
**Execução**\
**Projeção**\
**Ambos**

#### Tarefa Executável<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se a tarefa é executável. As opções são:\
**Não**\
**Sim**\
**Ambos**

#### Tipo da Tarefa<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o tipo da tarefa para consulta, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opções:\
**Planejamento**\
**Produzir**\
**Comprar**\
**Serviço**\
**Técnica**\
**Administrativa**\
**Marco**
{% endhint %}

#### Responsável

Informar um ou mais códigos de usuários responsáveis pela tarefa, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os usuários cadastrados no programa [Cadastro de Usuário (CSMEN050)](https://app.gitbook.com/s/0E9n0hpwK2TzblZSHb8i/manuais-de-telas/cadastros-gerais-de-componentes/cadastro-de-usuario) para seleção.
{% endhint %}

#### Solicitação de Compra

Informar um ou mais códigos de solicitação de compra válidos para consulta, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os pedidos de compra cadastrados no programa [Geração de Solicitação (CCESU040)](https://app.gitbook.com/s/Qx3JZMVLee8Psg5gx5zz/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/solicitacao/geracao-de-solicitacao) para seleção.
{% endhint %}

#### Data Início a Partir De

Informar a partir de que data do início da tarefa deverá considerar na consulta.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao teclar "Enter" no campo em branco será preenchido com a descrição "Início", e considerada a menor data para consulta da tarefa.
{% endhint %}

#### Data Término Até

Informar a data de término da tarefa para consulta. Será permitido informar uma data igual ou maior do que a data de início. O sistema irá considerar na consulta as tarefas finalizadas antes ou na data informada neste campo.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao teclar "Enter" no campo em branco será preenchido com a descrição "Fim", e considerada a maior data para consulta da tarefa.
{% endhint %}

#### Ordem de Fabricação

Informar um ou mais códigos de OF válidos para consulta das tarefas.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as ordens de fabricação (OF) cadastradas no programa [Geração de OF Manual (CCPMPC005)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/ordem-de-fabricacao-of/geracao-de-of-manual) para seleção.
{% endhint %}

#### Tarefa com Status<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o status da tarefa para consulta, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.\
O sistema irá buscar tarefas que contém pelo menos um dos status selecionados.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com os status disponíveis das tarefas. As opções são:\
**ABER** = Aberto\
**LIBE** = Liberado para Execução\
**LIBO** = Liberado para Projeção\
**PLAN** = Planejado\
**ENTE** = Encerrado Tecnicamente\
**CUCA** = Custo Calculado\
**ENCE** = Encerrado\
**CANC** = Cancelado\
**ESTO** = Liberação Estornada\
**BLOQ** = Liberação Bloqueada
{% endhint %}

#### Tarefa sem Status

Informar o status da tarefa para consulta, ou teclar "Enter" no campo em branco para não considerar nenhum.\
O sistema irá validar e remover da pesquisa tarefas que contém pelo menos um dos status selecionados neste campo.\\

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Apresenta tela de seleção com os status disponíveis das tarefas. As opções são:\
**ABER** = Aberto\
**LIBE** = Liberado para Execução\
**LIBO** = Liberado para Projeção\
**PLAN** = Planejado\
**ENTE** = Encerrado Tecnicamente\
**CUCA** = Custo Calculado\
**ENCE** = Encerrado\
**CANC** = Cancelado\
**ESTO** = Liberação Estornada\
**BLOQ** = Liberação Bloqueada
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Não selecionar os mesmos status nos dois campos de seleção de status da tarefa, visto que o resultado seria nenhum dado para a consulta.
{% endhint %}

#### Ordem de Serviço

Informar um ou mais códigos de ordens de serviço (OS) válidos para consulta, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as ordens de serviço cadastrados no programa [Abertura OS (CCMNP022)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcm-manutencao-industrial/manutencao-corretiva/abertura-os) para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O sistema irá considerar apenas as tarefas que contêm pelo menos um dos documentos informados: "Pedido", "OF" ou "OS".
{% endhint %}

### Colunas do Grid

***

#### Tarefa

Exibe o código da máscara da tarefa de acordo com os filtros informados.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao clicar no link da coluna "Tarefa" será apresentado o programa [Visualizar Tarefa do Projeto (CCPJMC040B)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/visualizar-tarefa-do-projeto) para visualizar detalhadamente os dados da tarefa do projeto.
{% endhint %}

#### Título

Exibe o título da tarefa da estrutura do projeto.

#### EAP

Exibe a posição da tarefa na [EAP](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/eap).

#### Sequência Ordenação

Exibe a sequência de ordenação da tarefa na EAP do projeto.

#### Nível EAP

Exibe o nível da tarefa.

#### Status da Tarefa

Exibem os status que a tarefa possui de acordo com os filtros informados.

#### Data/Hora Início

Exibem a data e a hora de início planejados para a tarefa.

#### Data/Hora Fim

Exibem a data e a hora final planejados para a tarefa.

#### Duração Planejada

Exibe, em "horas centesimal", a duração total planejada para a tarefa. Esta coluna será atualizada quando executado o botão "Calcular Cronograma" no programa [Administrar Estrutura do Projeto (CCPJMC030)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/administrar-estrutura-do-projeto).

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

**Fórmula da Duração** = Data/Hora Fim **menos** Data/Hora Início
{% endhint %}

#### Duração Atual

Exibe, em "horas centesimal", a duração atual da tarefa. Esta coluna será atualizada quando executado o botão "Calcular Cronograma" no programa [Administrar Estrutura do Projeto (CCPJMC030)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/administrar-estrutura-do-projeto).

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

**Fórmula da Duração Atual** = Data/Hora Atual (Hoje) **menos** Data/Hora Início
{% endhint %}

#### Duração Restante

Exibe, em "horas centesimal", a duração restante para o fim da tarefa. Esta coluna será atualizada quando executado o botão "Calcular Cronograma" no programa [Administrar Estrutura do Projeto (CCPJMC030)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/administrar-estrutura-do-projeto).

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

**Fórmula da Duração Restante** = Data/Hora Fim **menos** Data/Hora Atual (hoje)
{% endhint %}

#### Percentual Realizado

Exibe o percentual realizado com relação a duração da tarefa. Esta coluna será atualizada quando executado o botão "Calcular Cronograma" no programa [Administrar Estrutura do Projeto (CCPJMC030)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/administrar-estrutura-do-projeto).

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

**Fórmula do Percentual Realizado** = Duração Atual **dividido** Duração Planejada **vezes** 100 (cem).\
(arredondar, sem casas decimais)
{% endhint %}

#### Trabalho Planejado

Exibe, em "horas centesimal", a quantidade de horas planejada para execução da tarefa.

#### Trabalho Atual

Exibe, em "horas centesimal", a soma da quantidade de horas trabalhadas apontadas na tarefa. Esta coluna será atualizada quando executado o botão "Calcular Cronograma" no programa [Administrar Estrutura do Projeto (CCPJMC030)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/administrar-estrutura-do-projeto).

#### Trabalho Restante

Exibe, em "horas centesimal", a quantidade de trabalho restante para o fim da tarefa. Esta coluna será atualizada quando executado o botão "Calcular Cronograma" no programa [Administrar Estrutura do Projeto (CCPJMC030)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/administrar-estrutura-do-projeto).

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

**Fórmula do Trabalho Restante** = Trabalho Planejado **menos** Trabalho Atual
{% endhint %}

#### Trabalho Excedente

Exibe, em "horas centesimal", a soma da quantidade de horas trabalhadas excedentes apontada na tarefa. Esta coluna será atualizada quando executado o botão "Calcular Cronograma" no programa [Administrar Estrutura do Projeto (CCPJMC030)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/administrar-estrutura-do-projeto).

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Horas Excedente é a quantidade de horas apontadas na tarefa que excede a quantidade de horas planejada inicialmente para aquela tarefa.
{% endhint %}

#### Percentual Trabalho

Exibe o percentual de trabalho completado para a tarefa de acordo com o esforço planejado. Esta coluna será atualizada quando executado o botão "Calcular Cronograma" no programa [Administrar Estrutura do Projeto (CCPJMC030)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/administrar-estrutura-do-projeto).

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

**Fórmula do Trabalho Completo** = Trabalho Atual **dividido** Trabalho Planejado **vezes** 100 (cem)\
(arredondar, sem casas decimais)
{% endhint %}

#### Tarefa Executável

Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se a tarefa é executável ou apenas agrupadora.

#### Tipo Tarefa

Exibe o tipo da tarefa cadastrada. As opções podem ser:\
**Planejamento**: determina que a tarefa é agrupadora.\
**Produzir**: tem como objetivo gerar a OF.\
**Comprar**: tem como objetivo efetuar o pedido de compra.\
**Serviço**: tem como objetivo gerar a OS.\
**Técnica**: tem como objetivo informar os itens e a quantidade para comprar ou produzir.\
**Administrativa**: determina que não possui entregável, apenas apontamento de horas.

#### Possui Produto

Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se a tarefa possui produtos ligados a tarefa.

{% hint style="success" %} <mark style="color:green;">**Exemplo**</mark>

Tarefa para o pedido de compra ou geração da OF.
{% endhint %}

#### Tarefa Externa

Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se a tarefa possui execução externa. Esta informação serve para o controle do projeto.

#### Tarefa Crítica

Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se a tarefa é crítica. Esta informação serve para o controle do projeto.\\

#### Tipo Restrição

Exibe a descrição do tipo de restrição da tarefa. As opções podem ser:\
**O mais breve possível**\
**O mais tarde possível**\
**Deve iniciar em**\
**Deve terminar em**\
**Não iniciar antes de**\
**Não iniciar depois de**\
**Não terminar antes de**\
**Não terminar depois de**

#### Data da Restrição

Exibem a data e a hora para a restrição da tarefa.

#### Gerar OS Apontar

Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se a tarefa deverá gerar a ordem de serviço para o apontamento das horas trabalhadas.

#### Tipo OS Apontar

Exibe o código informado do tipo de manutenção para a geração da ordem de serviço.

#### Centro Custo OS

Exibe o centro de custo informado para gerar a ordem de serviço de apontamento.\\

#### OS Apontar

Exibe o código da ordem de serviço gerada pelo sistema para apontamento de horas da tarefa.\
\
Ao clicar no link da coluna "OS Apontar" será apresentado o programa *Verifica OS (CCMNP910)* para visualizar detalhadamente a ordem de serviço selecionada.

#### Responsável Tarefa

Exibe um ou mais códigos dos usuários cadastrados como responsável pela execução da tarefa.

#### Documento

Exibe o código do documento da atividade da tarefa, podendo ser o pedido de compra, OF ou OS.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

As informações exibidas nesta coluna serão apresentadas em formato concatenado, caso a tarefa possua mais que uma sequência de atividade.
{% endhint %}

#### Projeto

Exibe o código do projeto da tarefa.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao clicar no link da coluna "Projeto" será apresentado o programa [Visualizar Projeto de Manufatura (CCPJMC020B)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/visualizar-projeto-de-manufatura) para visualizar detalhadamente os dados do projeto selecionado.
{% endhint %}

#### Descrição Projeto

Exibe a descrição do projeto conforme cadastro no programa [Cadastro de Projeto de Manufatura (CCPJMC020A)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/cadastro-de-projeto-de-manufatura).

### Botões

***

#### Consultar

Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.

#### Limpar

Limpa os dados para nova consulta.

#### Detalhar Tarefa

Apresenta o programa [Visualizar Tarefa do Projeto (CCPJMC040B)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/visualizar-tarefa-do-projeto) para visualização da tarefa selecionada no grid.

#### Detalhar Projeto

Apresenta o programa [Visualizar Projeto de Manufatura (CCPJMC020B)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/visualizar-projeto-de-manufatura) para visualização do projeto da tarefa selecionada na linha do grid.

#### Detalhar Lançamento

Apresenta o programa [Gerar Lançamento na Tarefa (CCPJMC050)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/gerar-lancamento-na-tarefa) para visualização dos lançamentos da tarefa.

***

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

<p align="center">Esse conteúdo foi útil?</p>

<p align="center"><a href="https://movidesk.consistem.com.br/form/10395/" class="button primary" data-icon="thumbs-up">Sim</a> <a href="https://movidesk.consistem.com.br/form/10395/" class="button primary" data-icon="thumbs-down">Não</a></p>
