# Gerar Lançamento na Tarefa

{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Industrial - PPCP Padrão\
Grupo: Projetos de Manufatura

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é realizar o apontamento das atividades das tarefas pelos seus respectivos responsáveis assim como incluir o documento gerado para tarefa do pedido de compra e da OF, conforme o respectivo tipo de EAP.\
Esta tela é composta por:\
[Aba Atividade (CCPJMC050TAB1)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/gerar-lancamento-na-tarefa/aba-atividade)\
[Aba Apontamento Horas (CCPJMC050TAB2)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/gerar-lancamento-na-tarefa/aba-apontamento-horas)

### Campos

***

*Campos assinalados com* <mark style="color:red;">**|**</mark> *são de preenchimento obrigatório.*

#### Projeto

Informar o código do projeto da tarefa.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os projetos de manufatura cadastrados no programa [Administrar Projeto de Manufatura (CCPJMC020)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/administrar-projeto-de-manufatura) para seleção.
{% endhint %}

#### Tarefa<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código da tarefa executável do projeto com o tipo de EAP de execução para apontamento.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as tarefas vinculadas ao projeto selecionado cadastradas no programa [Administrar Tarefa do Projeto (CCPJMC040)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/administrar-tarefa-do-projeto) para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Para o preenchimento deste campo é necessário efetuar validações conforme segue:\
\- o tipo da tarefa deverá ser "Executável";\
\- a tarefa deverá ser do tipo de EAP de Execução (validar na máscara da tarefa se o último caractere for a letra "P" indica ser uma tarefa de Projeção e não deverá permitir efetuar o apontamento);\
\- o usuário (operador) deverá estar cadastrado como "Responsável" para a tarefa informada. Caso não esteja, retornar mensagem de aviso: "Usuário não cadastrado para gerar lançamentos nesta tarefa!". Porém, será permitido prosseguir como consulta.\
\- a tarefa possua outro status ativo além do status "LIBE" (Liberado para Execução) não permitindo gerar o lançamento e retornar mensagem de erro. Mas caso a tarefa já possua "Lançamentos existentes" permitir ao usuário "Visualizar" os lançamentos já ocorridos.\
\- caso possua OS de apontamento e o status da OS for diferente de "aberto" não deverá permitir realizar novos lançamentos.
{% endhint %}

#### Sequência Lançamento<mark style="color:red;">**|**</mark>

Exibe o código da sequência do lançamento gerado para a tarefa.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso a tarefa esteja somente com o status ativo "LIBE" (Liberado para Execução) deverá ser permitido o registro para nova sequência de lançamento. Caso não atender esta condição deverá apenas permitir navegar nos lançamentos existentes da tarefa. Caso a tarefa não permita gerar o lançamento e não possua lançamento existente deverá apenas exibir os dados e desabilitar os botões "Gerar" e "Estornar".\
Quando o status da tarefa permitir gerar lançamento o sistema deverá sugerir a próxima sequência de lançamento.\
O sistema não permitirá que o usuário digite uma sequência não existente ou maior que a próxima.
{% endhint %}

### Botões

***

#### Setas de Navegação

Permitem o acesso aos registros anteriores e posteriores.

#### Gerar

Permite gerar o lançamento na tarefa.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Será validado se foram informados dados para geração na [Aba Atividade (CCPJMC050TAB1)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/gerar-lancamento-na-tarefa/aba-atividade) e/ou [Aba Apontamento Horas (CCPJMC050TAB2)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/gerar-lancamento-na-tarefa/aba-apontamento-horas).\
Em caso positivo, será executado:\
\- na [Aba Atividade (CCPJMC050TAB1)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/gerar-lancamento-na-tarefa/aba-atividade) o registro do código da OF ou Pedido de Compra conforme o tipo da tarefa para cada atividade informada.\
\- na [Aba Apontamento Horas (CCPJMC050TAB2)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/gerar-lancamento-na-tarefa/aba-apontamento-horas) o registro do lançamento de horas na tarefa e recalcule o cronograma do projeto. Caso a tarefa possua OS de apontamento deverá registrar as horas na OS.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este botão será habilitado se o usuário (operador) estiver cadastrado como "responsável" para a tarefa informada.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este botão será desabilitado se a tarefa estiver com um dos status abaixo:\
\- **ABER** = Aberto\
\- **PLAN** = Planejado\
\- **ENTE** = Encerrado Tecnicamente\
\- **ESTO** = Liberação Estornada\
\- **CANC** = Cancelado
{% endhint %}

#### Estornar

Permite estornar a sequência do lançamento já gerado.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Poderá ser estornado somente os lançamentos em ordem decrescente.\
Quando houver uma ordem de serviço para o apontamento de horas deverá ser validada a OS em aberto para apagar o lançamento tanto na OS como na tarefa. Por fim, deverá ser recalculado o cronograma do projeto.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este botão será habilitado se o usuário (operador) estiver cadastrado como "responsável" para a tarefa informada.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este botão será desabilitado se a tarefa estiver com um dos status abaixo:\
\- **ABER** = Aberto\
\- **PLAN** = Planejado\
\- **ENTE** = Encerrado Tecnicamente\
\- **ESTO** = Liberação Estornada\
\- **CANC** = Cancelado
{% endhint %}

#### Cancelar

Limpa os dados da tela e o campo "Projeto" é habilitado para nova geração.

***

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

<p align="center">Esse conteúdo foi útil?</p>

<p align="center"><a href="https://movidesk.consistem.com.br/form/10395/" class="button primary" data-icon="thumbs-up">Sim</a> <a href="https://movidesk.consistem.com.br/form/10395/" class="button primary" data-icon="thumbs-down">Não</a></p>
