# Aba Dados Gerais

{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Industrial - PPCP Padrão\
Grupo: Projetos de Manufatura

### Visão Geral

***

O objetivo desta aba é visualizar os dados gerais de planejamento da tarefa.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

As informações exibidas neste programa são cadastradas na [Aba Dados Gerais (CCPJMC040ATAB1)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/cadastro-de-tarefa-do-projeto/aba-dados-gerais).
{% endhint %}

### Campos

***

*Campos assinalados com* <mark style="color:red;">**|**</mark> *são de preenchimento obrigatório.*

#### Título<mark style="color:red;">**|**</mark>

Exibe a descrição da tarefa da estrutura do projeto.

#### Tarefa Executável<mark style="color:red;">**|**</mark>

Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se esta tarefa deverá executar os apontamentos e atividades.

#### Tipo da Tarefa<mark style="color:red;">**|**</mark>

Exibe o tipo de tarefa para o cadastro. As opções podem ser:\
**Planejamento**: a tarefa é agrupadora de outras tarefas (nó), não gera atividade e apontamentos.\
**Produzir**: produz um ou mais produtos acabados através de OF controlada. É necessário apontar atividade e engenharia(s) para gerar a OF.\
**Comprar**: efetua a compra direta para o projeto, sem a necessidade gerada pela OF. Permite um ou mais itens através da geração da solicitação de compras. É necessário apontar na atividade os itens para gerar a solicitação de compras.\
**Serviço**: efetua serviço externo no cliente através de uma ou mais OS gerada pelo sistema. O sistema deverá validar se a empresa possui configurações do PPCM ativo no programa [Configuração Geral do PPCM (CCMNG000)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcm-manutencao-industrial/configuracoes-do-ppcm/configuracao-geral-do-ppcm). Caso não tenha, não será permitido selecionar este tipo. É necessário apontar na atividade o tipo de OS e o centro de custo para gerar a OS.\
**Técnica**: identifica tarefas administrativas que envolvam atividades específicas como: especificação, elaboração de projetos, programação, desenhos e desenvolvimentos em geral. Gera apontamento de horas.\
**Administrativa**: gera tarefas que envolvam atividade de controle, reuniões, comunicação e outras. Gera apontamento de horas.\
**Marco**: determina um marco (Milestone) no projeto, não aponta horas e não executa atividade.\\

#### Data/Hora Início Planejada<mark style="color:red;">**|**</mark>

Exibem a data e hora de início planejados para a tarefa.

#### Data/Hora Fim Planejada<mark style="color:red;">**|**</mark>

Exibem a data e hora final planejados para a tarefa.

#### Duração Planejada

Exibe a duração total planejada para a tarefa em dias, horas e minutos, sendo calculada quando executado o botão "Calcular Cronograma" no programa [Administrar Estrutura do Projeto (CCPJMC030)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/administrar-estrutura-do-projeto).

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

**Fórmula da Duração** = Data/Hora Fim **menos** Data/Hora Início
{% endhint %}

#### Duração Atual

Exibe a duração atual da tarefa em dias, horas e minutos, sendo calculada quando executado o botão "Calcular Cronograma" no programa [Administrar Estrutura do Projeto (CCPJMC030)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/administrar-estrutura-do-projeto).

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

**Fórmula da Duração Atual** = Data/Hora Atual (Hoje) **menos** Data/Hora Início
{% endhint %}

#### Duração Restante

Exibe a duração restante para o fim da tarefa em dias, horas e minutos, sendo calculada quando executado o botão "Calcular Cronograma" no programa [Administrar Estrutura do Projeto (CCPJMC030)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/administrar-estrutura-do-projeto).\
\\

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

**Fórmula da Duração Restante** = Data/Hora Fim **menos** Data/Hora Atual (hoje)
{% endhint %}

#### Percentual Realizado

Exibe o percentual realizado com relação a duração da tarefa, sendo calculada quando executado o botão "Calcular Cronograma" no programa [Administrar Estrutura do Projeto (CCPJMC030)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/administrar-estrutura-do-projeto).

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

**Fórmula do Percentual Realizado** = Duração Atual **dividido** Duração Planejada **vezes** 100 (cem)\
(arredondar, sem casas decimais)
{% endhint %}

#### Trabalho Planejado

Exibe, em "horas centesimal", a quantidade de horas planejada para execução da tarefa.

#### Trabalho Atual

Exibe a soma da quantidade de horas trabalhadas apontadas nesta tarefa do projeto. É calculado quando executado o botão "Calcular Cronograma" no programa [Administrar Estrutura do Projeto (CCPJMC030)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/administrar-estrutura-do-projeto).

#### Trabalho Restante

Exibe a quantidade de trabalho restante para o fim desta tarefa do projeto. É calculado quando executado o botão "Calcular Cronograma" do programa [Administrar Estrutura do Projeto (CCPJMC030)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/administrar-estrutura-do-projeto).

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

**Fórmula do Trabalho Restante** = Trabalho Planejado **menos** Trabalho Atual
{% endhint %}

#### Trabalho Excedente

Exibe a soma da quantidade de horas trabalhadas "excedentes" apontadas nesta tarefa do projeto. É calculado quando executado o botão "Calcular Cronograma" do programa [Administrar Estrutura do Projeto (CCPJMC030)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/administrar-estrutura-do-projeto).

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Horas Excedente é a quantidade de horas apontadas na tarefa que excede a quantidade de horas planejada inicialmente para aquela tarefa.
{% endhint %}

#### Tarefa Crítica

Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se a tarefa executável é crítica para o projeto. A finalidade deste campo é apenas estatística e informativa.\\

#### Trabalho Completo

Exibe o percentual de trabalho completo desta tarefa do projeto de acordo com o esforço planejado. É calculado quando executado o botão "Calcular Cronograma" no programa [Administrar Estrutura do Projeto (CCPJMC030)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/projetos-de-manufatura-controle/administrar-estrutura-do-projeto).

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

**Fórmula do Trabalho Completo** = Trabalho Atual **dividido** Trabalho Planejado **vezes** 100 (cem)\
(arredondar, sem casas decimais)
{% endhint %}

#### Tipo de Restrição<mark style="color:red;">**|**</mark>

Exibe o tipo de restrição da tarefa. As opções podem ser:\
**O mais breve possível**\
**O mais tarde possível**\
**Deve iniciar em**\
**Deve terminar em**\
**Não iniciar antes de**\
**Não iniciar depois de**\
**Não terminar antes de**\
**Não terminar depois de**

#### Data Restrição<mark style="color:red;">**|**</mark>

Exibe a data para a restrição da tarefa.

#### Gerar OS Apontamento

Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se deverá ocorrer a geração da ordem de serviço (OS) para o apontamento de horas.

#### Tarefa Externa

Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se a atividade da tarefa deve ser executada por um terceiro no apontamento de horas.

#### Tipo de OS Apontar Horas

Exibe o código do tipo de ordem de serviço para o apontamento das horas de projetos.

#### Centro Custo

Exibe o código do centro de custo analítico utilizado para geração da OS.\\

***

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

<p align="center">Esse conteúdo foi útil?</p>

<p align="center"><a href="https://movidesk.consistem.com.br/form/10395/" class="button primary" data-icon="thumbs-up">Sim</a> <a href="https://movidesk.consistem.com.br/form/10395/" class="button primary" data-icon="thumbs-down">Não</a></p>
